\paragraph{Domenica 5 Aprile(1 ora)}: 
\begin{itemize}
 \item Analisi specifiche di progetto
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 7 Aprile(2 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Ricerca e analisi documentazione Open Up
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 8 Aprile (4 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Scelta processo di sviluppo (OpenUP).
 \item Pianificazione delle attivit\`a future.
 \item Discussione preliminare riguardante i casi d'uso.
 \item Studio documentazione Open Up
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 9 Aprile(2 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Analisi documentazione Function Point
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 10 Aprile (3 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Discussione preliminare riguardante i casi d'uso.
 \item Discussione preliminare riguardo Function Point.
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 14 Aprile (2 ore)}:
\begin{itemize}
\item Inizio effettivo del progetto
\item Discussione riguardante i casi d'uso.
\item Applicazione dei Function Point ai casi d'uso discussi.
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 16 Aprile (4 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Revisione dei requisiti.
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 30 Aprile (4 ore)}:%22	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Chiusura della prima iterazione. 
 \item Assegnazione compiti individuali.
\end{itemize}
		
\paragraph{Marted\`i 5 Maggio (3 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione dei requisiti del sistema.
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
\end{itemize}
		
\paragraph{Mercoled\`i 6 Maggio (3 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 7 Maggio (8 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Revisione degli ILF ed EIF.
 \item Chiusura della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 8 Maggio (7 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Revisione degli ILF ed EIF.

\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 11 Maggio (8 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Chiusura della terza iterazione.
 \item Fine prima fase.
 \item Realizzazione dei diagrammi robusti delle tre iterazioni. 
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 21 Maggio (6 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi robusti delle tre iterazioni. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 22 Maggio (7 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi di sequenza riguardante la prima iterazione.
\end{itemize}
 
\paragraph{Mercoled\`i 27 Maggio (3 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione del diagramma delle classi riguardante la prima iterazione.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 28 Maggio (7 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi di sequenza dei casi d'uso della prima iterazione.
 \item Implementazione fittizia per la valutazione delle soluzioni elaborate.
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 29 Maggio (4 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Fine seconda fase.
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Domenica 31 Maggio(2 ore)}: %58
\begin{itemize}
 \item Ricerca documentazione su possibili test, in particolare su Junit
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 2 Giugno(2 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item  Ricerca documentazione su possibili test.
 \item  Prove di utilizzo di Junit all'interno del container di JBoss.
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 3 Giugno (8 ore)}:		
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione, in particolare, implementazione funzionalit\`a registrazione.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 4 Giugno (8 ore)}:		
\begin{itemize}
 \item Implementazione TestServlet (per testing registrazione)
 \item Implementazione e testing funzionalit\`a registrazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 5 Giugno (8 ore)}:		
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione, in particolare implementazione funzionalit\`a autenticazione	.
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 8 Giugno (8 ore)}:		
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione, in particolare implementazione TestServlet e testing autenticazione.
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 9 Giugno (8 ore)}:		
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione, in particolare implementazione caso d'uso quattro e testing (tramite TestServlet).	
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 10 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione, in particolare implementazione e testing caso d'uso quattro (acquisto libro)
 \item Predisposizione interfaccia di dialogo con il sistema di pagamento.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 11 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione TestServlet e testing tramite essa
 \item Fine implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione.
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 12 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione, in particolare implementazione sistema di pagamento (SystemPayment).
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 15 Giugno (8 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione., in particolare implementazione e testing sistema di pagamento (SystemPayment).
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 16 Giugno (8 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione, in particolare implementazione funzionalit\`a di riorganizzazione dei risultati della ricerca dei libri.
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 17 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione TestServlet per testing della riorganizzazione dei risultati della ricerca dei libri
 \item Implementazione sistema di consegna (DeliverySystem)
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 18 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione, in particolare implementazione e testing sistema di consegna 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 19 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Fine implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 22 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 23 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione, in particolare implementazione visualizzazione dati sul profilo dei clienti.
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 24 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione, in particolare implementazione visualizzazione dettagli ordine nel profilo dei clienti
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 25 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Fine implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione.
 \item Fine terza fase.
 \item Implementazione TestServlet e testing funzionalit\`a implementate fino ad ora.
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 26 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test sul progetto schierato nel cluster.
 \item Documentazione personale.
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 29 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione.
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 30 Giugno (8 ore)}: %162
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 1 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 2 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 3 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 6 Luglio (4 ore)}: %28
\begin{itemize}
 \item Ultimo controllo documentazione del progetto.
\end{itemize}
%270 -1,68 MM